Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 23 - 公报 2019.2
P. 23

    包头市人民政府公报
                                                       市政府办公室文件

                       领导小组下设办公室、征拆组、设计组、                          障等工作；

                  专家组四个专项工作组。                                          4．市自然资源局：负责规划建设方案征

                       （一）办公室                                      集、论证及规划、土地相关手续办理等工作；
                       办公室设在市新区办，办公室主任由孙义                              5．市文化旅游广电局：负责可移动工业文

                  同志兼任，工作人员根据工作需要从相关地区和                            物的普查、征集和编制展陈大纲、布展等工作；
                  部门抽调，负责内蒙古工业博物馆规划建设的统
                                                                       6．市住房和城乡建设局：负责建设项目施
                  筹组织和具体实施等工作。
                                                                   工监督及相关手续办理等工作；
                             Ї๨൧ದ૶ᆟک܄Б
                       （二）征拆组
                                                                       7．市人防办：负责项目人防工程的手续办
                       征拆组组长由李少强同志兼任，工作人员
                                                                   理及验收等工作。
                  根据工作需要从九原区抽调，负责对项目规划选
                                                                       三、实施步骤
                  址范围内及周边地上物的征拆等工作。
                                                                       综合考虑内蒙古工业博物馆规划建设的实
                       （三）设计组
                                                                   际情况，结合我市实际，按照“两年建设，一年
                       设计组组长由王旭东同志兼任，工作人员
                                                                   布展”的计划安排组织实施。
                  根据工作需要从相关部门抽调，负责内蒙古工业
                                                                       1．2019年2月—2019年8月，开展地上物征
                  博物馆规划建设方案的设计征集、论证、评审等
                                                                   拆、土地收储、建设方案征集、方案审查、项目
                  工作。
                                                                   立项等前期手续办理工作。
                       （四）专家组
                                                                       2．2019年9月—2020年12月，完成建筑主
                       由规划、建筑、志史、工业、非遗、文化
                                                                   体和外立面建设工作。
                  等方面专家组成，组长由市自然资源局副局长马
                                                                       3．2021年1月—2021年12月，完成场馆布
                  小龙同志担任，张鹏举、方金良、王惠维、张延
                                                                   展工作。
                  芳、苗润华、张贵、胡云辉等专家学者作为成
                  员，全程参与内蒙古工业博物馆的筹建工作，并                                4．文物普查和文物征集相关工作从2019年

                  为内蒙古工业博物馆规划建设、展陈布置等提供                            2月中旬开始，适时根据建设方案、文物普查和
                  技术保障和智力支持。                                       征集工作开展展陈大纲的编制工作，2020年底前

                       （五）其他成员单位职责分工                               完成正式展陈大纲，为布展提供遵循。

                       1．市发展和改革委员会：负责与自治区发                             四、工作要求
                  改委沟通对接，统筹做好项目立项及其他相关工                                （一）提高思想认识。内蒙古工业博物馆

                  作；                                               规划建设工作是自治区确定的一项重点工作，建
                       2．市工业和信息化局：负责与自治区、其                         成后将成为国内首家集中、系统、全面介绍工业

                  他盟市相关部门和主要工业企业加强沟通协调，                            发展历程、工业发展成就的省级工业类博物馆，

                  做好工业门类梳理和展陈对接等工作；                                对于推动我市工业转型升级、实现高质量发展具
                       3．市财政局：负责与自治区财政厅沟通对                         有重要意义。各相关地区、部门要把思想统一到

                  接，落实自治区财政出资，做好项目建设资金保                            自治区和市委、市政府的要求上来，切实加强组

                                                                                                        —21—

| 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |