Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 25 - 公报 2019.2
P. 25

    包头市人民政府公报
                                                       市政府办公室文件

                                             包头市人民政府办公室

                             关于印发《包头市贯彻落实国务院第五次

                             大督查整改要求进一步加强中央和自治区

                     预算内投资项目事中事后监管的工作措施》的通知

                                                     包府办发〔2019〕10号
                             Ї๨൧ದ૶ᆟک܄Б
                  各旗、县、区人民政府，稀土高新区管委会，市                            和自治区预算内投资项目事中事后监管的工作措
                  直有关部门、单位，中直、区直企事业单位：                             施》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

                       经市人民政府同意，现将《包头市贯彻落                                                                  2019年2月23日
                  实国务院第五次大督查整改要求进一步加强中央                                （此件公开发布）

                                       包头市贯彻落实国务院第五次

                             大督查整改要求进一步加强中央和自治区

                             预算内投资项目事中事后监管的工作措施

                       为认真落实《内蒙古自治区人民政府办公                          目前期和施工准备工作，确保投资计划下达后
                  厅关于印发国务院第五次大督查反馈意见及相关                            6个月内开工建设。
                  督查结果整改工作方案的通知》（内政办字                                  二、市发改委在收到投资计划文件后3个工

                  〔2018〕66号），切实解决我市中央和自治区预                         作日内完成转发工作；对中央和自治区安排的数
                  算内投资项目“两低一慢（项目开工率低、资金                            量多、范围广、单项资金少，切块下达资金的投

                  支付率低、进度缓慢）”问题，进一步加强预算                            资计划，市发改委在收到文件后4个工作日内分
                  内投资项目全过程跟踪，强化事中事后监管，规                            解下达；各地区发改部门在收到投资计划后2个

                  范项目和资金管理，保障工程顺利实施。根据                             工作日送达项目单位（或业主单位）。
                  《中央预算内投资项目投资补助和贴息项目管理                                三、项目单位在接到投资计划后，要严格

                  办法》（国家发展改革委2016年第45号令）、                          执行中央和自治区预算内投资项目管理规定，凡
                  《国家发展改革委关于印发〈中央预算内投资项                            使用中央、自治区预算内资金的项目，严格按照

                  目日常监管实施办法（试行）〉的通知》（发改                            批准的建设内容、建设标准、投资规模进行勘察
                  稽察规〔2017〕2276号），制定本措施。                           和设计，不得擅自变更或调整，认真核定各项建

                       一、按照国家发改委和自治区发改委预算                          设条件，严格履行招投标手续，按计划开工建
                  内资金管理要求，严格遵照国家和自治区预算内                            设。

                  资金投向，认真组织策划申报项目，积极做好项                                四、中央、自治区预算内投资项目计划下

                                                                                                        —23—

| 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |