Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 26 - 公报 2019.2
P. 26

    包头市人民政府公报
                                                       市政府办公室文件

                  达后，财政部门要在项目开工后15个工作日内按                           进行监督检查。

                  施工进度拨付资金给项目单位，发改部门要会同                                八、市发改委要按照有关规定对预算内投

                  当地财政部门及时核对拨款情况，加快资金拨付                            资项目进行监管，对发现的问题按照有关规定及
                  进度。                                              时作出处理，其结果与下一年度资金申报相挂
                       五、建立项目建设情况报告制度，项目单                          钩。项目单位（法人）是项目建设的责任主体，

                  位要在每月10日前通过国家重大建设项目库及时                           对项目建设的组织、管理承担全面责任。

                  向项目审批部门报告项目建设进展情况。                                   九、项目竣工建成后，要按规定编制竣工
                             Ї๨൧ದ૶ᆟک܄Б
                       六、项目不能完成既定建设目标的，项目                          决算，尽快完成验收交付使用，具体决算审查和
                  单位和各地区发改部门要及时报告情况和原因，                            审批办法，按照有关规定执行。
                  市发改委可根据项目申报单位申请文件，依规依                                各地区、各部门要按照“谁申报、谁负

                  程序对预算内投资计划作出调整申请，上报自治                            责、谁监管、谁督促整改”的原则履行预算内投
                  区发改委，对预算内资金进行调整或统筹解决。                            资项目监管职责，积极研究完善政策制度、改进

                       七、发改、财政、审计和其他有关部门，                          投资管理，做好相关工作，从根本上解决“两低
                  依据职能分工，对中央和自治区预算内投资项目                            一慢”的问题。

                  —24—

| 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |