Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 41 - 公报 2019.2
P. 41

    包头市人民政府公报
                                                       市政府办公室文件

                                     包头市人民政府办公室关于做好

                     62个列入自治区监控重大项目组织实施工作的通知

                                                     包府办发〔2019〕12号

                  各旗、县、区人民政府，稀土高新区管委会，市                                四、创造条件、早日开工。各地区、有关
                             Ї๨൧ದ૶ᆟک܄Б
                  直各部门、单位，中直、区直企事业单位：                              部门和项目单位要认真做好开复工各项准备工
                       经市委十二届第116次常委会议、市政府                         作，积极创造条件，落实要素保障，确保续建项
                  2019年第1次常务会议审议通过，2019年我市上                        目4月底前全部复工，新建项目6月底前全部开

                  报 列 入 自 治 区 监 控 重 大 项 目 62个 ， 总 投 资              工。同时，要合理安排建设工期，精心组织施
                  1313.8亿元，年内计划投资256.9亿元。为确保自                      工，按进度高质量推进重大项目建设，确保项目

                  治区监控重大项目顺利推进，现将有关事宜通知                            投资稳定增长，力争项目开复工、投资完成率、
                  如下：                                              手续办结率等主要指标排名位居自治区前列。

                       一、分解任务、压实责任。按照“属地管
                  理、分级推进”的原则，将列入自治区监控的                                 附件：2019年全市62个自治区监控重大项

                  62个重大项目建设任务分解到各地区及有关部                            目清单
                  门，逐一落实责任主体、责任部门和责任人。同
                  时，与市本级亿元以上重点项目一并纳入监控范                                                                2019年2月25日

                  围，切实加强组织领导，抓好协调服务，采取有                                （此件公开发布）
                  效措施，确保重大项目有序推进、顺利实施。

                       二、强化调度、督查落实。自治区监控重
                  大项目涉及的地区和部门要注重项目调度，按月
                  进行调度和通报，并定期向市重大项目领导小组

                  办公室（设在市发改委）报送有关信息。各地
                  区、有关部门要会同市政府督查室做好项目的督

                  查工作，定期向市委、政府报告项目推进情况。
                       三、优化服务、完善手续。各地区、有关

                  部门和项目单位要高度重视自治区监控重大项目
                  前期手续办理工作，确保所有项目开工前按权限
                  全部办结相关手续。各地区及市发改、工信、自

                  然资源、生态环境等部门要依法依规、积极配合
                  做好相关手续办理工作，手续办结率力争达到

                  100%。

                                                                                                       — 39—

| 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 |